 az arvizvedelmi palyazat bemutatasa az arvizvedelmi palyazat bemutatasa a projekt kozvetlen celja hogy a keop 212 allami es onkormanyzati arvizvedelmi fejlesztesek ketfordulos palyazat kereten belul megvalosuljon visegradon az arviz altal veszelyeztetett teruletek vedelme visegrad varos onkormanyzata kotelezo onkormanyzati feladatkent latja el a kozigazgatasi teruleten elo lakosok es az ott talalhato tortenelmi valamint kulturalis ertekek vedelmet arvizvedelmi szempontbol is az erintett dunai folyamkilometer szakaszon jelenleg egyaltalan nincs arvizvedelmi gat ezert az onkormanyzat a duna aradasa eseten az arvizvedelmi feladatokat eseti vedekezessel tudja megoldani a veszelyeztetett partszakasz illetve part menti terulet hossza csaknem 2 km de rendkivuli esetben a vedekezesi vonal eleri a 28 kmt az arvizzel veszelyeztetett terulet teljes nagysaga 49 ha erintett tobbek kozott a fo utca a matyaspalota a 11 sz fokozlekedesi ut es a csatornarendszer egyes elemei az arvizvedelmi teruleten elo lakossag szama 1734 fo a turistaforgalmat bonyolito szallodak vendegei es az itt talalhato egyedulallo tortenelmi ertekek vedelme erdekeben a muszaki megoldas lenyege elsorendu vedvonal arvizvedelmi toltes kiepitese az alsoobol kornyezeteben szintje a mertekado arvizszint 10 m 10701 100m kerekitve 10800mb emellett a varoskozponti szakaszon parapetfal epitese kb 10730mb szintig es azon mobil arvizvedelmi fal elhelyezese a mobil elem uzemeltetesi es karbantartasi feladat es koltsegvonzattal jar mely az onkormanyzat szamara meg vallalhato terhet jelent es a megoldas a visegradi partszakasz eseteben meghatarozo latvanykovetelmenyeknek is megfelel mert a letesitmenyek nem takarjak el a folyot az arvizvedelmi letesitmenyek megvalositasi terulete kerekitve 34 ha 27 ha illetve 1720m 1336 m a tervezett arvizi fejlesztessel kb 49 ha nagysagu beepitett terulet mentesitheto az elokeszito szakasz az eredeti utvonalterv szerint 2009 marciustol 2010 decemberig tart ez alatt az ido alatt kell elkesziteni a szukseges tanulmanyokat kornyezeti hatastanulmany oroksegvedelmi hatastanulmany reszletes megvalosithatosagi tanulmany a masodik fordulos palyazat benyujtasahoz el kell vegezni a tervezoi feladatokat vizjogi engedelyes tervek keszitese le kell folytatni a szukseges hatosagi eljarasokat sajnos az eredeti utvonal tervhez kepest lenyeges idobeli kesedelemmel fejezodhet be a palyazat elso forduloja ennek elsodleges oka az hogy 2010 majusatol valtozott a mertekado arvizszint masz a masz ertektol nagymertekben fuggo tervezesi munkak a varhato valtozas miatt kesedelembe kerultek a tervezest vegzo kft tobb tervvazlatot keszitett mar a kulonbozo maszertekek es kiviteli megoldasok lehetosegeire ugyanez vonatkozik az rmt reszletes megvalosithatosagi tanulmany keszitesere mely egyben a masodik fordulos palyazat beadasanak idejet is befolyasolja a maszertekek valtozasaval kapcsolatosan a miniszterhez irt kerelmunkre kuldott valasz sem adott egyertelmu valaszt igy a jogszabaly valtozasat a munkalatokkal meg kellett varni a tervezesi munkaval osszefuggesben a megvalosithatosagi tanulmany es koltseghaszonelemzes elkeszulte az eloiranyzott 2010 februar 15e helyett akkor meg elore nem lathato idopontra csuszott ugyanez vonatkozik az elozetes kornyezeti vizsgalat es hatastanulmany elkeszitesere is termeszetesen az engedelyes terveknek mar ehhez az ertekhez kellett igazodniuk igy a vedelmi gat vegleges kialakitasanak tervei erdemben csak ezen idopont utan keszulhettek el a palyazat elokeszito reszeben a legfontosabb feladatok a kovetkezok a kornyezetvedelmi engedely beszerzese es annak jogerore emelkedese a vizjogi engedely beszerzese es annak jogerore emelkedese a gat mobil elemeinek tarolasat biztosito raktar epitesi engedelyenek beszerzese es annak jogerore emelkedese mindezek meglete feltetele a masodik fordulos palyazat benyujtasanak az eredeti utemezes szerint a masodik fordulora 2010 szeptemberig benyujtott palyazat megvalositasa 2011 marcius es 2012 december kozott zajlik a masz ertekek valtozasa es a hatosagokhoz benyujtott engedelyeztetesek a vartnal hosszabb ideig torteno elhuzodasa vegul a projekt atutemezeset vonta maga utan a kornyezetvedelmi engedely kerelem 2010 majusaban benyujtasra kerult a hatosaghoz mely vegul 2011 aprilisaban jogerore emelkedett a vizjogi engedelyes tervek 2010 oktobereben a hatosaghoz benyujtasra kerultek mely 2011 aprilisaban jogerore emelkedett a mobil gat elemeit tarolo raktar epitesi engedelye is 2011 marciusaban jogerore emelkedett igy mar meg volt minden feltetel ahhoz hogy az rmt vegleges valtozata elkeszulhessen es a masodik fordulos palyazat benyujtasra keruljon ez 2011 aprilis 29vel megtortent jelenleg a palyazat elbiralasa folyik ido kozben annyi valtozas tortent a masodik fordulos palyazatban hogy megemeltek a maximum igenyelheto tamogatasi osszeget 1 milliard forintrol 15 milliard forintra ez visegrad szempontjabol nagyon kedvezo hisz a tamogatas merteke ezen osszeg erejeig 100 s igy sajat ero biztositasara nincs szukseg 