 november vegen befejezodnek az arvizvedelmi beruhazas elso utemenek kivitelezesi munkalatai november vegen befejezodnek az arvizvedelmi beruhazas elso utemenek kivitelezesi munkalatai oktober folyaman hosszitott muszakban valamint hetvegen is dolgoztak a kivitelezok az arvizvedelmi mu megepitesen az alapozas 100 ban elkeszult annak ellenere hogy az esos ido jelentosen hatraltatta a munkat a kapolnanal talajcseret kellett elvegezni az atazas miatt hogy folytatni tudjak az epitkezest az elmult honapban naponta atlagosan nyolcvan ember dolgozott az epitkezesen kozben megkezdodott a mobil gatelemek visegradra szallitasa es a probauzem mely a gyakorlatban azt jelenti hogy felszerelik a mobil elemeket a gat egyegy szakaszan vegighaladva a teljes nyomvonalona szerelesbe bevonjak a varosuzemeltetesi csoport munkatarsait is begyakorlas celjabol a kivagott fak potlasara faultetesi terv keszult mivel sem a gat nyomvonalan sem pedig annak vedotavolsagan belul nem lehet fa ezert a varos mas teruletein ultetik majd el a facsemeteket es cserjeket ekozben zajlik a hatterben a masodik utem kiviteli terveinek engedelyezesi eljarasa hogy a kozbeszerzest mielobb el lehessen kezdeni az elso utemben vegzett kiviteli munkak muszaki atadasatvetelenek megkezdesere varhatoan november kozepen kerul sor a honap folyaman epul meg 940 meter hosszan a szivargo elvegzik a mol kemlelokutak furasat befejezik a parapetfal betonozasat es az utpadka szegelykorrekciojat a hajoallomasnal es a revnel ezen kivul visszaallitjak az elbontott kozvilagitasi oszlopokat visszaepitik a jardat elkeszitik a csapadekviz elvezeto rendszert a rev utca elejena resfalak es szadfalak talalkozasanal ugynevezett jet grouting technikaval cementes injektalassal osszekotik a kulonbozo technologiaval keszult gatalapszakaszokat elultetik a fakat es cserjeket elvegzik a tereprendezest es a fuvesitest   