 helyszini bejaras az iskolaban es a tornacsarnokban tajekoztato helyszini bejaras az iskolaban es a tornacsarnokban eory denes polgarmester meghivasara visegradra latogatott dr vitalyos eszter pest megye 3 szamu valasztokeruletenek elnoke az emberi eroforrasok miniszteriuma europai unios fejlesztesekert felelos allamtitkara es hadhazy sandor pest megye 3 szamu egyeni valasztokeruletenek orszaggyulesi kepviseloje az aprily lajos altalanos iskola bovitesenek valamint a magyar laszlo tornacsarnok felujitasanak munkalatait tekintettuk meg vendegeink a mindket beruhazas eseteben elvegzett es indokolt modositasokkal kapcsolatban tamogatasukrol biztositottak varosunkat  a projektek kapcsan erdemes felidezni az elozmenyeket illetve hogy jelenleg hol tartanak az epitkezesek horvath tamas felelos muszaki vezeto az iskolabovites kapcsan arrol tajekoztatott hogy a korabbi vallalkozo altal felbehagyott epitkezes az eveken at karosodott szerkezetek a komplett teto valamint az elfagyott es leazott epuletreszek visszabontasaval kezdodott es a pandemias helyzet valamint a nagyreszt telies idojarasi viszonyok ellenere utemesen haladt ebben a honapban a kivitelezo befejezi a szerkezetepitesi es komuves munkakat tovabba megtortenik az elektromos halozat kiepitese mindezeket koveti a burkolas es a festes az iskola tantestuletenek korabbi talan legfontosabb kerese alapjan es a kepviselotestulet egyetertesevel polgarmester ur meg decemberben lefolytatta a szukseges egyezteteseket tovabba megrendelte azokat a vizsgalatokat melyek eredmenyekent az uj epulet tetotereben az eredeti tervekben meg ures padlaskent feltuntetett helyisegben tovabbi negy tanterem kerult megepitesre hangszigetelessel ellatva a visegradi zeneiskola szamara az elso emeleten megepulo muveszeti teremmel egyutt az uj tanevtol kezdodoen valamennyi zeneiskolai ora az intezmeny falain belul megtarthato tovabba a nyelvoktatasban rendkivul fontos csoportbontasok is konnyebben megoldhatoak a makovecz imre altal tervezett magyar laszlo tornacsarnok felujitasi munkai 2020 oktober 27en a munkaterulet atadasaval kezdodtek mivel elozetes feltarasi munkak elvegzesere nem volt lehetoseg a generalkivitelezo constructor domini kft munkahelyi vezetosege szinte azonnal jelentos problemakkal kerult szembe a munkak megkezdeset kovetoen derult ki hogy az epuletet erinto korabban nem lathato merteku karosodasok  alapveto statikai problemakbol fakado veszelyek  miatt a felujitasi tervek modositasara es jelentos potmunkak elvegzesere lesz szukseg tekintettel a tornacsarnok multjara jelenere es telepulesunkon betoltott funkciojara mindent megtettunk azert hogy a munkavegzes folyamatos legyen a statikus tervezok a saros es tarsa epitesziroda bt munkatarsai  akik reszt vettek a 35 evvel ezelotti tervezesben is  napiheti rendszeressegu tervszallitassal segitettek a zokkenomentes felujitast a vegleges muszaki megoldasokat tartalmazo tervcsomag leszallitasa 2021 februar vegen marcius elejen tortent meg idokozben a kivitelezes folyamatos elorehaladtaval a munka kozben vegzett feltarasok soran elokerult ujabb es ujabb muszaki problemakra is sikerult megoldast talalni a generalkivitelezo a tervezo az onkormanyzat valamint a muszaki ellenori szervezet egyuttmukodesenek koszonhetoen a kivitelezes folyamata egy napra sem szakadt meg meg a tavalyi ev folyaman megtortent a veszelyes anyagnak minosulo azbesztcement palafedes bontasa es lerakohelyre torteno elszallitasa a tobbszor megerositett ideiglenes foliatakaras azota sok szelvihart es esot allt ki biztositva ezzel a belso munkaterulet beazas mentesseget a csarnok padloburkolatanak bontasa utan derult ki hogy az also szigeteles mar tonkrement allapotban volt tovabba hogy a lelato alatti es az oromfalakban levo faoszlopok also szakaszai sulyosan karosodtak a felszivodott nedvesseg kovetkezteben az eszaki falazat belso vakolatanak leverese utan a faanyagu tartoszerkezetben ujabb korhadasok vizesedesek es gombasodas okozta karok kerultek napvilagra az eveken at tarto beazasok es az also vizesedesek kovetkezteben a tamaszok elvesztettek eredeti tartoszerkezeti szerepuket es az epulet statikailag veszelyesse valt igy elsosorban es fokozott surgosseggel ezeket a problemakat kellett megoldani elkerulhetetlenne valt a teljes tetoszerkezet es az oldalfalak aladucolasa megtamasztasa mialatt a karosodott szerkezetek uj faanyaggal valo megerositese tortent a kulso hatarolo falszerkezetek korszeru injektalt vizszigetelest kaptak a csarnok teljes alapteruleten pedig szort technologiaval talajviz elleni szigeteles keszul a faanyagvedelmi szakerto altal vegzett vizsgalatok meg most is folyamatosan napirenden vannak melyek soran megallapitasra kerult hogy az iskolaudvar fele eso deli oldal tamaszai is nagyreszben cserere szorulnak ezek fokozott megerositesere most meg egy uj vasbeton koszoru is keszul a jelenlegi keszultsegi allapotban az eszaki oldal kivaltasai teljesen elkeszultek az epulet deli oldalanak megtamasztasa van folyamatban az elkorhadt tartok eltavolitasa utan az uj koszoru betonozasa elkeszult az oltozosavban a gepeszeti es epuletvillamossagi alapszerelesek a padlo retegrendjeben megtortentek a tetogerinc csaszarfainak javitasahoz es a faanyagvedelmi munkakhoz a biztonsagos munkavegzeshez szukseges terallvany a csarnok kozepso reszen megepult jelenleg mar folyamatban van a belso valaszfalak epitese tovabba az uj korszeru nyilaszarok gyartasa es beepitese az epulet teljes kulso allvanyozasa megtortent jelenleg a nyugati oromfal javitasi restauralasi munkai folynak a befejezes soran a kulso homlokzatok uj korszeru hoes para szigetelt vakolatot kapnak a felujitott kulso fa diszek felhelyezese elott mindezeket falvai janos projektvezeto muszaki ellenor foglalta ossze beruhazas lakossagi tajekoztato   