 varoskozpont 2014 julius varoskozpont 2014 julius a polgarmesteri hivatal epuletevel kapcsolatos tajekoztatas a kivitelezest bonyolito vallalkozas fizeteskeptelenseget jelzo bejelentesevel a munkalatok lealltak kezenfekvonek tunne hogy az onkormanyzat egyszeruen megbiz valakit a folytatassal de sajnos a kozbeszerzes es az europai unios finanszirozas adta keretek ezt nem engedik meg ezert az alabbiakban szeretnenk tajekoztatast adni a varhato folytatasrol es a jelen helyzetrol az eredetileg nyertes fov2 vallalkozas levonulasat kovetoen megkezdodott az elvegzett munkak teljes koru folmerese ez reszben a koztunk levo szerzodes elszamolasahoz reszben pedig a megvalositas szempontjabol meg hatralevo muszaki tartalom pontos megallapitasahoz szukseges amint ez a muszaki tartalomleiras rendelkezesunkre all uj kozbeszerzesi eljaras kereteben kerul kivalasztasra az a vallalkozas amely a kivitelezest az eredeti elgondolasoknak megfeleloen elvegzi maga az eljaras is idoigenyes de ehhez hozzaadodik a kozbeszerzeseket felugyelo szerv elozetes ellenorzesenek ideje ami onmagaban minimum 3040 nap igy osszessegeben azt mondhatjuk hogy a kivitelezes folytatasanak megkezdese a cikkunk megjelenesetol szamitott 90100dik napon varhato tekintettel arra hogy a teljes tehat a mar befejezett projekt elemeket is magaba foglalo projekt befejezesi hatarideje e honap 30an lejar a varosvezetes a vvf kft bevonasaval jelenleg azon is dolgozik hogy a rendelkezesunkre allo mar korabban is tobbszor modositott befejezesi hataridot a finanszirozo szerv ismet meghosszabbitsa visegradi varosfejleszto kft  