 varoskozpont 2015 oktober varoskozpont 2015 oktober oromteli hir hogy nehany apro kiveteltol eltekintve befejezte a varoshaza epiteset a halasto camping kft az epulet majdnem kesz allapotban all ennek megfeleloen megkezdodott a muszaki atadas atvetel folyamata melynek soran a meg hatralevo kisebb munkak esetlegesen felmerulo minosegi kifogasok javitasa tortenik meg ezt kovetoen kezdodhet a projekt penzugyi zarasa amit ev vegeig el kell vegezni sajnos az egesz ugyre arnyekot vet hogy ehhez rendezni kell az elozo vallalkozo fov2 zrt altal a projektre ill a varosra hagyott penzugyi terheket ez kizarolagos feltetel a hatralevo tamogatasi osszeg lehivasahoz alapvetoen fontos tudnivalo hogy a 20072013as fejlesztesi ciklus forrasaival 2015 dec 31ig minden tekintetben el kell szamolni vagyis a projekt zarasa elodazhatatlan tovabbi hosszabbitasra nincs lehetoseg erre azonban nem is lesz szukseg mert az utolso kozbeszerzesi eljaras soran kivalasztott vallalkozo a meglehetosen nehez penzugyi helyzet ellenere is megbizhatoan teljesitett visegrad varos onkormanyzata 