 2015 januarfebruar kivitelezessel kapcsolatos esemenyek 2015 januarfebruar kivitelezessel kapcsolatos esemenyek az arvizvedelmi mu attervezeserol valamint tobbletforras igenyleserol es hataridomodositasi kerelem benyujtasarol dontott a varosvezetes mint ismeretes visegrad varos onkormanyzata a tobb mint 13 mrd osszkoltsegu arvizvedelmi beruhazas kivitelezesi munkainak elvegzesere oteves elokeszito munka es tobb kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa utan 2014 marciusaban kotott netto 927 millio forint osszegu szerzodest az mvz visegrad konzorciummal elkezdodott a kiviteli tervek elkeszitese es engedelyeztetese de mar a nyaron kiderult valtozik a tervezes alapjat kepezo miniszteri rendeletben meghatarozott mertekado arvizszint masz a 2014 augusztus 5en hatalyba lepett rendelkezes 412014 viii5 bm rendelet szerint visegrad eseteben ez 94 cmrel magasabb mint amely alapjan az arvizvedelmi muvet korabban terveztek ezt kovetoen a varosvezetes azonnal megkezdte a targyalasokat annak erdekeben hogy az uj mertekado magassag szerint valosulhasson meg a beruhazas azonban akkor meg azt a tajekoztatast kapta a nemzeti fejlesztesi miniszteriumtol hogy tobbletforras igenybevetelere nincs lehetoseg ezert dontott ugy hogy a forrasok atcsoportositasaval es egyes muszaki tartalmak peldaul a koburkolat elhagyasaval valamint a tartalekkeret felhasznalasaval olyan muvet epittet amely kesobb visszabontas nelkul az uj masz szerinti magassagra tovabbepitheto elkezdodott tehat a kiviteli tervek ennek megfelelo atdolgozasa es a mernok altal jovahagyott kiviteli tervekkel rendelkezo szakaszokon az epitkezes kozben ujabb nehezseggel kellett szembeneznie az onkormanyzatnak a kivitelezo az epitkezes soran olyan muszaki problemakat tapasztalt amelyek miatt ugy dontott hogy a varoskozponti szakaszon leallitja a munkavegzest felmerult a ketsege hogy a tervek szerinti megvalositas eseten a partot szelesito foldmu rezsuje egyes szakaszokon nem lesz allekony esetleg elhabolodik a viz feloli oldalon ezen felul tobb helyen a terv szerinti alapozas melyseget sem talalta megfelelonek a kivitelezo jelezte tart attol hogy magas vizallas eseten szivargasok alakulhatnak ki a tervezo es a kivitelezo kozott kialakult szakmai vita tisztazasa celjabol az mvz visegrad konzorcium decemberben es januarban geotechnikai furasokat vegeztetett a beruhazassal erintett teruleten es talajmechanikai es szivargashidraulikai szakvelemeny elkeszitesere adott ki megbizast ezzel parhuzamosan az onkormanyzat is felkerte a mernok feladatokat ellato irodat rex terra hogy vizsgaltassa meg a terveket a szakvelemenyek elkesziteset a december 17en megtartott lakossagi forumon januar vegere igertek a szakemberek a szakmai vita azonban december 23aval okafogyotta valt mivel akkor hozta meg a belugyminiszterium az ujabb szinten a mertekado arvizszintre vonatkozo rendeletet 742014 xii23 bm rendelet melyben azzal egeszitette ki a korabbi rendelkezest hogy ezentul minden engedelyezesi eljarasnal figyelembe kell venni az uj mertekado arvizszintet ez visegrad szamara azt jelentette hogy vagy a 94 centimeterrel magasabb szint szerint epiti meg az arvedelmi muvet vagy nem epiti meg ekozben valtozott a tamogataspolitika is mivel januarban azt a tajekoztatast kapta az onkormanyzat hogy van lehetoseg tobblettamogatasra es tobbletido igenylesere az ugynevezett szakaszolas sal ennek az a magyarazata hogy az eredeti tamogatasi szerzodeses osszeg a 20072013as unios tamogatasi ciklus keopeloiranyzatabol szarmazik mig a tobblettamogatast a kovetkezo 20142020as kehopeloiranyzatbol kapna a varos a szakaszolasi es tobblettamogatasi igeny benyujtasanak hatarideje 2015 februar 28a a muszaki modositasi javaslatot a kivitelezo elkeszitette az onkormanyzat ujabb lakossagi forum kereteben ismertette az elkepzelest a duna moziban megtartott rendezvenyen a kivitelezo altal megbizott viziterv consult kft ugyvezetoigazgatoja rosza peter es a ceg szaktanacsado mernoke dr kertai istvan mutatta be az uj tervekre vonatkozo javaslatot a melyepitessel es vizepitessel foglalkozo tervezoiroda szaktanacsadoja tagja annak az orszagos vizugyi foigazgatosag es magyar mernoki kamara altal letrehozott tudomanyos bizottsagnak is amely a romai partra elkeszult terveket vizsgalta dr kertai istvan elmondta feltetlenul javasoljak a tervek atdolgozasat a nyomvonal megvaltoztatasat szivargok kialakitasat es az uj masz szerinti megepitest hogy nagyobb biztonsagot nyujtson a megepult mu hangsulyozta olyan megoldasban gondolkodtak mely a terepi adottsagok es a talajviszonyok alapjan szakaszonkent masmas megoldast javasol a szakember reszletesen kitert a rezsu allekonysagaval kapcsolatos problemara az egyes szakaszokra tervezett alapozasi melysegre a vizfolyasoknal alkalmazott megoldasokra es a mobil elemeket tarto fal valamint a foldmu magassagara az uj terv egyik nagy elonye a nagyobb biztonsag megteremtese mellett hogy a varoskozponti szakasz nagy reszen a talajba sullyesztik a tartoszerkezetet tehat nyugalmi idoszakban lathatatlan lesz a vedmu tovabba tobb szakaszon alacsonyabbra epitik majd a falat a korabban tervezettnel a lakossagi forumon tobb visegradi polgar is az uj terv elfogadasara es a kerelem benyujtasara biztatta a kepviselotestulet tagjait az arvizvedelmi beruhazas kovetkezo lepeseit meghatarozo dontest az onkormanyzat kepviselotestulete a lakossagi forumot koveto napon februar 26an megtartott rendkivuli ulesen tuzte napirendre dr kucsera tamas gergely alpolgarmester az ulesen elmondta az utobbi ket honap megfeszitett munkajanak eredmenyekent az eredeti tervnel egy jobb terv valosulhat meg tekintettel azokra a celokra hogy az epitett es termeszeti kornyezetet meg kevesbe zavaro arvizvedelmi mu epulhet meg a polgarmester altal ismertetett hatarozati javaslat mindharom pontjat az arvizvedelmi mu attervezesere vonatkozo kerelmet a viziterv consult kft ezzel kapcsolatban benyujtott terveit valamint szakaszolas mellett 100 os tamogatottsagu tobbletforras igenyleset a nemzeti fejlesztesi miniszteriumtol elfogadta a kepviselotestulet pozitiv tamogatoi dontes eseten az arvizvedelmi beruhazas tamogatasi osszege az igenyelt forraskiegeszitessel egyutt sem haladhatja meg a 222 milliard forintot a kivitelezes elso uteme 2015ben masodik uteme pedig varhatoan 2016ban fog megvalosulni 