 oktoberben is nagy erokkel epitik a gatat a honap vegere varhatoan mar csak a tereprendezesi munkak image oktoberben is nagy erokkel epitik a gatat a honap vegere varhatoan mar csak a tereprendezesi munkak az epitkezes alakulasa a nyomvonal egyes szakaszain  a iv bela szobortol a lampas gyalogatkelohelyig tarto szakaszon a res es szadfal epitese tehat a melyalapozas valamint a szerelobetonozas 100 ban elkeszult szeptember utolso napjan vonult fol a teruletre a szerkezetepito hogy elkeszitse a parapetfalat a kozmukivaltasok megtortentek a gyalogatkelohely uzemel a gyalogatkelohelytol a benzinkutig tarto szakaszon szeptember 28ara elkeszult a resfalazas a szerkezetepites elorehaladott allapotban van ket acsbrigad vegzi a zsaluzasi munkalatokat tehat gyorsitott utemben epul a parapetfal a benzinkut mogotti szakasz mely a kapolnaig tart az ugynevezett szadfalas szakasz muhelykorulmenyek kozott hegesztik ossze az ide kerulo 4 meteres szadlemezeket az aluljarohoz beepitendo 6 meteres szadlemezeket pedig varhatoan oktober elso heteben szallitjak a helyszinre ezt kovetoen 3 napig tart a lemezek leverese ezutan kb 2 hetig epul az aluljaronal levo arvizkapu es a hozza kapcsolodo parapetfal a mariakapolnatol a lathatatlan kettes utemben megepulo gatszakaszig  a kapolnahoz kozelebb eso aluljaroig 80 ban elkeszult az arvizvedelmi fal az itt letesitett a mariakapolna fele megnyitott ideiglenes bejarot athelyezik a mar megepult szakaszra ezutan nehany nap alatt befejezik a parapetfal epiteset a rev utcai buszmegallo kornyeki szakaszon a napokban kezdodik a resfalazas az aluljarot a csapadekvizelvezetes kiepitese miatt ideiglenesen le kellett zarni a revhez vezeto lejaronal varhatoan oktober elsomasodik heteben epitik a resfalat emiatt az utat felpalyan lezarjak a csapadekviz csatorna epitese miatt ket utemben felpalyas lezarasra kell szamitani a rev utcaban is a dmrv teruletetol a foldgatig tarto szakaszon befejezodott a respillerezes ezt kovetoen kezdodik a zagyfalepites amely varhatoan egy hetig fog tartani a mar elkeszult szadfalas szakaszon megkezdodott a vasbeton fejgerendak es a parapetfal epitese ezen a szakaszon oktober kozepere keszul el teljesen a vedmu csapadekviz elvezeto rendszer epul a teljes gatszakaszon a vedmuvon 13 csapadekvizcsatornat vezetnek at melyekhez elzaro akna is csatlakozik az elore gyartott betonaknak nagyobb reszet mar beepitette a kivitelezo a harom gyepraccsal boritott partvedo mubol ketto elkeszult a harmadiknal a talpgerendat szeptember vegen betonoztak oktober elso hetere fejezik be a betonelemek visszahelyezeset kozvilagitas szunetelese  bizonyara tapasztaltak visegrad lakosai hogy egy ideig nem volt kozvilagitas a 11es ut egyes szakaszain a kivitelezo a szolgaltatotol kapott kozmuterkep alapjan dolgozott de sajnos a valosagban attol elteroen helyezkedtek el a villamos kabelek ezert a melyepitesi munkak kozben ket kabel megserult a javitast az elmu munkatarsai megkezdtek szeptember vegere sikerult elharitani a hibat a varoskozponti szakaszon a revtol folfele meg folyamatban van a javitas oktoberben varhato kivitelezoi munkak  a csapadekcsatorna befejezese a maradek szadfalazasi es resfalazasi munkak elkeszitese ezzel parhuzamosan az arvizvedelmi fal vasbeton szerkezetenek valamint a szivargoknak a megepitese a partvedo mu elkeszulte utan fasitas a kiszedett kozvilagitasi oszlopok visszahelyezese a setany visszaepitese es vegul a teruletrendezes mind a gat nyomvonalan mind pedig a felvonulasi teruleteken 