 szeptemberben minden nap dolgozni fognak a kivitelezok az epulo gat nyomvonalan szeptemberben minden nap dolgozni fognak a kivitelezok az epulo gat nyomvonalan augusztusban elkeszultek az arvizvedelmi beruhazas masodik utemere vonatkozo engedelyezesi tervek mikozben nagy erokkel folynak az elso utem kivitelezesi munkai augusztus kozepen lakossagi forumot tartott visegrad onkormanyzata melyen a masodik utemben megvalosulo kivitelezesi munkak engedelyezesi tervet es a beruhazas allasat ismertette felegyhazi andras polgarmester a forum elejen roviden felvazolta az elozmenyeket a mertekado arvizszint kozel egy meterrel tortent megemelese miatt magassagban es hosszban is nagyobb lesz a visegradi arvizvedelmi mu a korabban tervezettol a tobbletmunka elvegzesere es tobbletforras igenybevetelere a beruhazas ket utemben torteno megvalositasa ad lehetoseget az elso utem finanszirozasa a 20072013as unios ciklusban meghirdetett keop operativ program kereteben tortenik a tobb mint 700 millios masodik utem kivitelezesi munkait pedig a 20142020as kehop program finanszirozza az elso utemben keszul el a 35 kmes arvizvedelmi mu a vizibastyatol a mariakapolnaig valamint a revtol a foldtoltesig a masodik utemben pedig a mariakapolnatol a revig tarto szakasz valamint a foldmu tovabba az apatkutipatak hidjanak es medrenek epitese tortenik meg nemes zoltan a kivitelezest vegzo konzorcium projektvezetoje adott tajekoztatast a jelenleg zajlo munkakrol elmondta megtortent az 1570es hajoallomasnal levo aluljaro eltomedekelese elkezdodtek a szadfalazasi es resfalazasi munkak a tereprendezesi munkalatok jelentos resze is elkeszult ezen kivul kozmukivaltasi es egyeb kisebb kulso szemlelo szamara kevesbe latszo kivitelezesi feladat elvegzese is zajlik ilyen peldaul az erosen megrongalodott korabban epitett partvedelmi muvek helyreallitasa a projektvezeto beszelt arrol hogy augusztus masodik feleben elkezdodik a vasbetonszerkezet epito munka amely tulajdonkeppen a foldbol kiallo letesitmenyek tehat elsosorban a vasbeton parapetfalak es a ket megmarado aluljaro vasbeton szerkezeteinek megepiteset jelenti nemes zoltan hozzatette hogy szerencsere az idojaras kedvezo eso nem hatraltatta az epitkezest az elmult idoszakban egyetlen napra sem kellett leallniuk heti hat napos munkavegzes folyt a teruleten es szeptember vegeig arra lehet szamitani hogy minden nap dolgozni fogak a kivitelezesi munkak ismerteteset kovetoen a masodik utem terveit kiss laszlo tervezo mutatta be a hallgatosagnak eloszor az apatkutipatak hidjara tert ki melynek atepiteset ket utemben lehet megvalositani mivel ketszamjegyu orszagos foutat vezetnek at rajta a beruhazas soran elbontjak a teljes korlatrendszert leszedik az aszfaltreteget visszabontjak a hid szigeteleset elhelyeznek egy uj kiegyenlito reteget uj szigetelest es aszfaltburkolatot kap tovabba uj mellvedfalak epulnek melyekre mobilfalat lehet majd szerelni a mertekado arvizszint szerinti magassagban a forum folytatasaban az apatkutipatak medrevel kapcsolatos terveket ismertette kiss laszlo elmondta a duna visszaduzzaszto hatasa miatt a patakmedernel is tartani kell a mertekado arvizszint egy meter magassagot ami a hidtol kb 200 meteres hosszt jelent a telepules iranyaba ennek also szakaszan ketszintes vedekezessel rendezik a medret a mederfeneken koburkolat es szadfal a felso szinten szadfal es fejgerenda epul erre helyezheto el arvizi vedekezeskor az egymeteres mobilfal a ket szadfal kozott geocellaval erositett fuves teruletet alakitanak ki a fouttol tavolabbi szakaszon ahol jobban kanyarog a patak es tobbnyire maganteruletek vannak celszerubb a latszo vasbeton parapetfal epitese a patak feletti ket gyaloghid megmarad azokat meg kell emelni hogy ne duzzaszthassak vissza a patak vizet vegul a kulsosegi foldmuvel kapcsolatos terveket ismertette kiss laszlo elmondta ez is elsorendu vedmu lesz melyhez felhasznaljak a meglevo foldmuvet ami agyagpaplan szigetelest kap 13as rezsuvel a meglevo ijaszpalyat athelyezik es ket arvizkaput is epitenek az atjarashoz kiss laszlo hozzatette figyeltek arra hogy az eurovelo kerekparut tervezesi lehetoseget ne hiusitsa meg az altaluk keszitett tervanyag a gat tetejere elkepzelt murvaboritas is jo utalapul szolgalhat az aszfaltburkolatu kerekparut szamara a lakossagi forumot a tersegi televizio is rogzitette a felvetel a televizio musoraban es internetes oldalan danubiateleviziohu is megtekintheto augusztus vegeig elkeszult valamint szeptemberben varhato kivitelezesi munkak a lavirsik kialakitasa befejezodott a szadfal epitese es a bontasi munkak 90 ban elkeszultek varhatoan szeptember elejen befejezik ezt a munkat a kivitelezok kiveve a kapolnanal levo aluljaro kornyeki szakaszt a beton resfalazas ket geplanccal gyorsitott utemben zajlik majd es elkezdodik a vasbeton szerkezetek epitese is tovabb folytatodik a csapadekviz elvezeto rendszer epitese a tervilagitasi oszlopokat kiszedik a nyomvonal teruleten tovabba a hajoallomasnal levo gyalogos atkelohely vezerloszekrenyenek atepitese is szeptember elso heteiben varhato 