<p>Amennyiben a Duna apadása lehetővé teszi, folytatódik az elbontott gyeprácsos partvédelmi mű visszaépítése.</p>  <p>A hét második felében az 1570. számú (hajóállomás melletti) gyalogos aluljáró eltömedékelési munkái kezdődnek el. A kivitelező felvonul a helyszínre és telepíti az ideiglenes melléklétesítményeket, valamint lezárja a gyalogosforgalmat.<br>A háttérben tovább folytatódik a tervek engedélyeztetési eljárása. Keddre várható a KDV-VIZIG hozzájárulása. Az eljárás gyorsítása érdekében a kivitelező személyesen veszi át az engedélyt és viszi tovább a Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A vízjogi létesítési engedély, amely nélkül a gátépítés nem kezdődhet el,&nbsp; kiadása ezután kb. két héttel várható.<br></p> 