 4344 heti kivitelezoi munkak 2014 oktober 2031ig  4344 heti kivitelezoi munkak 2014 oktober 2031ig  az elmult heten feny derult arra hogy az epitendo vedmu tervezett nyomvonala a varoskozponti teruleten a hajoallomas es a kapolna kozotti mintegy 250 meteres szakaszon egy kozepnyomasu gazvezetek vedotavolsagan belulre esik a kivitelezo a munkalatokat ezen a reszen leallitotta ezt kovetoen a tervezok egyeztetest folytattak a tigaz szakembereivel ennek alapjan elkezdik a modositott tervek elkesziteset melyet jovo het kozepen adnak be kozmuhozzajarulas megkerese celjabol a tigaz zrt hez a hozzajarulas kiadasat es a kozepnyomasu gazvezetek kituzeset kovetoen a modositott terveknek megfeleloen folytatodhat a kivitelezesi munka ezen a szakaszonhogy ez ido alatt se veszitsen idot a kivitelezo atdolgozza az organizacios tervet es a kulsosegi szakaszra koncentralja kapacitasait itt az arvizvedelmi terv elkesziteset es a kozmuvek feltarasat kituzeset kovetoen megkezdodik a meglevo foldtoltes atepitese 