 ujabb celdatum ujabb celdatum a dunamenti arvizvedelmi beruhazasok visegradon cimu projekt masodik szakaszanak reszet kepezi a telepules kulsosegi szakaszan egy foldtolteses vedmuszakasz kialakitasa ezen tervezett elsorendu arvizvedelmi vonal a varoskozponti szakaszon mar kiepitett parapetfalas es mobilfalas mutargy kiegeszitesekent hozzajarul a varos teljeskoru arvizi biztonsaganak megteremtesehez az elsorendu arvizvedelmi toltes a jelenleg a sportpalya mogott huzodo ledeponiazott foldanyag helyen kerulne kiepitesre az ezen mutargyakra vonatkozo eloirasok alapjan mivel szamos hatraltato tenyezo pl telekalakitas kapcsan felmerult vagy a tulajdonosi hozzajarulasokkal kapcsolatos elore nem lathato problemak fakivagasi engedelyek megadasanak elhuzodasa stb miatt pothataridot kellett kituzni a kivitelezes befejezesere ezert a kepviselotestuletnek most arrol kellett dontenie hogy a csuszas nem a kivitelezo zold ut epito hibajabol tortent tovabba hogy ezert a kesedelemert nem szamit fel kotbert a megvalositas uj celdatuma 2020 november 30   