 megkapja a tobblettamogatast az arvizvedelmi beruhazas megkapja a tobblettamogatast az arvizvedelmi beruhazas jovahagyta a kormany visegrad tamogataskiegeszitesre es szakaszolasra vonatkozo kerelmet a marcius 24ei magyar kozlony adta hirul hogy a kormany 11742015 szamu hatarozataban jovahagyta a visegradi arvizvedelmi mu uj mertekado arvizszint szerinti azaz a korabban tervezettnel majdnem egy meterrel magasabbra epiteset valamint a beruhazas ket utemben torteno megvalositasat jelenleg a tamogatasi szerzodes es ezzel egyidejuleg a kivitelezovel kotott vallalkozasi szerzodes modositasanak elokeszitese van folyamatban bizva a pozitiv dontesben a kerelem benyujtasaval parhuzamosan a kivitelezo megkezdte a modositott tervek elkesziteset melyeket aprilis elso heteben nyujt be a vizugyi hatosaghoz amint az engedely jogerosse valik elkezdodhetnek a kivitelezesi munkak a kormany altal jovahagyott tamogataskiegeszites azt jelenti hogy az eredetileg mintegy 13 milliard forintos beruhazas osszkoltsege kozel 21 milliard forint lesz az elso utemben elvegzendo munkalatokat iden a masodik utemre maradokat pedig 2016ban kell befejezni a magasabb arvizi szintre valo megepites miatt a nyomvonal egyes szakaszokon modosul az arvizvedelmi mu a korabban tervezettol elteroen a mariakapolna es a rev aluljaro kozott a 11es fouthoz kozelebb huzodik majd termeszetesen a hagyomanyos foldtolteses szakaszon is magasabb lesz a vedmu a korabban tervezettnel miutan megerkezett a hir a tamogato dontesrol az idokozben kiadasra kerult fakivagasi engedely birtokaban azonnal megkezdodtek az epulo gat modositott nyomvonalaba es vedotavolsagaba eso fak kivagasa mivel azt csak a vegetacios idoszak azaz marcius 31e elott lehet elvegezni sajnos a 11es ut menten a korisfak nagy reszet ki kellett vagni tobb okbol egyreszt a vedmu nyomvonalaban illetve annak vedotavolsagaban nem maradhat fa masreszt mert az utobbi honapokban kiderult egy reszuk alatt kozepnyomasu gazvezetek huzodik ezekre a fakra vonatkozoan a tigaz az egyezteteseken jelezte hogy kezdemenyezni is fogja kivagatasukat mert robbanasveszelyt jelenthetnek harmadreszt pedig azert mert a kozuti urszelvenybe is belelogtak jo hir viszont hogy tobb a vizhez kozeli oshonos fa amelyet a korabbi tervek szerint ki kellett volna vagni erintetlenul maradhat aprilis folyaman tehat a modositott tervek engedelyeztetese valamint a terulet elokeszitese zajlik az idei elso utemben a varoskaputol a mariakapolnaig valamint a revtol folfele eso szakaszok epulnek meg a munkalatok a kiviteli tervek jovahagyasat kovetoen varhatoan majus kozepen kezdodhetnek el foto reisinger krisztian talajmechanikus a geohidro kft geotechnikai vezetoje szakaszrolszakaszra ismerteti a terveket a talajmechanikai es szivargastani vizsgalatok eredmenyeit 