 varoskozpont 2015 marcius varoskozpont 2015 marcius az utolso tajekoztatas ota eltelt idoszak esemenyei mint arrol korabban mar tobbszor beszamoltunk a varoshaza felujitasat es boviteset kivitelezo ceg fizeteskeptelensege miatt az epitkezes felbe szakadt egy eredmenytelen kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa utan jelenleg a masodik eljaras vegen jarunk a felhivasra 14 db ajanlat erkezett melyek ertekelese a kozbeszerzesi felugyeleti foosztaly altal kert hianypotlasok benyujtasa mellett jelenleg is folyamatban van amennyiben az eljaras eredmenyesen zarul es egy palyazo sem nyujt be jogorvoslati kerelmet marcius kozepeig sor kerulhet a kivitelezesi szerzodesek megkotesere a munkat a betervezett utemezes szerint 3 honapon belul el kell vegezni fizikai ertelemben ez nem jelenti automatikusan a projekt zarasat is hiszen azt penzugyi jogi ertelemben is zarni szukseges ami az ev vegere tud megtortenni mindekozben folyamatban van az elozo vallalkozo altal okozott karok megteritese ill a garancia lehivasa ami enyhiti az onkormanyzatot ert karokat a projektmenedzsment dolgozik azon hogy az onkormanyzat szamara az ugynevezett onero alapbol a leheto legtobb penzt felhasznalhatova tegye annak erdekeben hogy az eredetileg betervezett onerot ne sajat forrasbol kelljen megfizetni visegradi varosfejleszto kft 