 1718 heti kivitelezoi munkak 1718 heti kivitelezoi munkak aprilisban a tervezoasztalon zajlott a legtobb munka a honap elejere elkeszultek a vizjogi letesitesi engedely modositasahoz szukseges tervek melyeket aprilis 2an nyujtott be a kivitelezo a fovarosi katasztrofavedelmi igazgatosaghoz a hajoallomas kornyekere vonatkozo tervek is modositasra kerultek melyeket aprilis 8an nyujtott be a kivitelezo a hatosaghoz megkezdodott a taroloepulet attervezese is hiszen a magasabb mobilfalhoz tobb mobilelem szukseges ehhez pedig nagyobb taroloepuletet kell epiteni aprilis 30ig elkeszul a csapadekvizelvezetes terve a komplett kiviteli terv majus 30ig kerul atadasra az iroasztalokon is volt feladat boven hiszen a szakaszolas es a hatarido kitolasa a szerzodesek modositasat tette szuksegesse modositani kellett a tamogatasi szerzodest az 1 szakaszra vonatkozo megallapodast mar ala is irta visegrad polgarmestere es a tamogato modositani kellett a kivitelezovel kotott vallalkozasi szerzodest a szerzodesmodositast annak mellekleteit valamint az idokozben kert hianypotlast cabello david projektmenedzser atadta a miniszterelnokseg kozbeszerzesi felugyeleti foosztalyara jovahagyasra miert nem tortentek kivitelezoi munkak a hajoallomas kornyeken korabban tobb forumon elhangzott hogy a hajoallomas kornyeken megkezdodhet a kivitelezes mivel ezen a szakaszon a kiviteli tervek mar az uj mertekado arvizszintre keszultek a kiviteli terv keszitoje azonban olyan ellenorzo geotechnikai feltarasokat irt elo a kivitelezes megkezdesehez melyeket a kivitelezo a 11 sz fout alatti ismeretlen nyomvonalon halado kozepnyomasu gazvezetek miatt biztonsaggal nem tudott elvegezni ugy dontott hogy a tamfalra vonatkozo korabban elkeszitett kiviteli tervet visszavonja es resfalas respilleres alapozast alkalmazo modositott tervet keszittet mely nem teszi szuksegesse a fout megbontasat az alapozasi technologiavaltas azonban ezen a szakaszon is szuksegesse tette a vizjogi engedely modositasat melyet a kivitelezo aprilis 8an potlolagosan benyujtott az illetekes hatosaghoz aprilisban elvegzett kivitelezoi munkak a kivitelezesi munkakra vonatkozo jogeros vizjogi letesitesi engedely illetve jovahagyott kiviteli tervek nelkul az epitkezes nem kezdheto meg ezert aprilisban csak az ezek hianyaban vegezheto munkakhoz foghatott hozza a kivitelezo ilyen a korabban elbontott partvedelem helyreallitasa a kapolna mogotti szakaszon itt eloszor vasbeton tamgerendakat keszitett a kivitelezo majd megkezdte a gyepracs visszahelyezeset mely munka jelenleg is folyamatban van ezen kivul az mvz visegrad konzorcium folytatta a kozmuvek feltarasat az uj nyomvonalon valamint elvegezte a fakivagas utan a terulet rekultivaciojat majusban varhato kivitelezoi munkak idokozben megerkezett az engedely az aluljarok eltomedekelesere ezert varhatoan majus kozepen elkezdodik a hajoallomasnal levo aluljaronal a munka kozben a lavirsik keszitese es kozmuvezetekek feltarasa zajlik majd az arvizvedelmi mu nyomvonalan mely az alapozasi munkak megkezdesenek elofeltetele 