 21 heti kivitelezoi munkak 2015 majus 1824ig  21 heti kivitelezoi munkak 2015 majus 1824ig  amennyiben a duna apadasa lehetove teszi folytatodik az elbontott gyepracsos partvedelmi mu visszaepitese a het masodik feleben az 1570 szamu hajoallomas melletti gyalogos aluljaro eltomedekelesi munkai kezdodnek el a kivitelezo felvonul a helyszinre es telepiti az ideiglenes mellekletesitmenyeket valamint lezarja a gyalogosforgalmat a hatterben tovabb folytatodik a tervek engedelyeztetesi eljarasa keddre varhato a kdvvizig hozzajarulasa az eljaras gyorsitasa erdekeben a kivitelezo szemelyesen veszi at az engedelyt es viszi tovabb a kornyezetvedelmi felugyeloseghez a vizjogi letesitesi engedely amely nelkul a gatepites nem kezdodhet el kiadasa ezutan kb ket hettel varhato 