 2015 majus vegeig elvegzett es juniusban varhato epitesi munkak image 2015 majus vegeig elvegzett es juniusban varhato epitesi munkak alairtak a gatberuhazasra vonatkozo modositott kivitelezoi szerzodest az mvz visegrad konzorcium kepviseloi es visegrad polgarmestere a modositott kivitelezoi szerzodes alairasa ujabb merfoldkohoz erkezett a duna menti arvizvedelmi beruhazas visegradon miutan a kormany jovahagyta a vedmu tobbletkoltseggel es tobbletidovel jaro magasabb szintre epiteset es a beruhazas szakaszolasat a varos polgarmestere es a kivitelezo alairta a modositott megallapodast az arvizvedelmi mu megepitesenek elso utemere vonatkozoan a szerzodes ertelmeben a tartalekkeret osszegebol 372 millio forint felhasznalasra kerul a kivitelezes soran de a szerzodes vegosszege a korabbival azonos tehat 964 millio 800 ezer forint a megallapodas szerint 112 nappal tobb ido all rendelkezesre a teljesitesre azaz 2015 szeptember 30ara modosul a projekt elso utemere vonatkozo befejezesi hatarido ez ido alatt keszul el a vedmu vizibastya es mariakapolna valamint a rev es foldgat kozotti szakasza a csapadekviz elvezetes a teljes varoskozponti reszen tovabba a hajoallomasnal a palotahaznal es az eletfaszobornal levo aluljarok eltomedekelese a szerzodest felegyhazi andras visegrad polgarmestere nobilis kristof a magyar vizepito zrt igazgatosagi tagja valamint anyos attila a zold utepito kft ugyvezetoje majus 26an irta ala majusban elvegzett es juniusban varhato kivitelezesi munkak majusban jelentos mertekben elorehaladtak a tervezesi munkak es az engedelyezesi eljarasok a hajoallomasnal levo aluljaro eltomedekelesere vonatkozo engedelyt a hatosag kiadta es idokozben jogerore is emelkedett a vallalkozo felvonult a teruletre elkezdte a lepcso valamint a fedkovek elbontasat a honap vegi sajtonyilvanos hajokirandulasra valo tekintettel azonban csak junius elso heteben kezdi meg az eltomedekelest a kivitelezo a korabbi tervek alapjan elbontott gyepracsos partvedelmi mu helyreallitasat a duna magas vizallasa miatt meg kellett szakitania de amint a vizallas engedi folytatja ezt a munkat is a kivitelezo feladata a masodik utemben azaz jovore megvalosulo beruhazas kiviteli terveinek elkeszittetese is ezert erre kiadta a megbizast a tervezoknek megkototte az uj tervek szerint modositott megallapodast a mar kivalasztott alvallalkozokkal a szad es mobilfal munkareszekre es folyamatban van az alvallalkozok versenyeztetese a resfal valamint a csapadekvizcsatorna munkareszekre az alapozasi munkak elokeszito munkalatait mely a nem engedelykoteles lavirsik kesziteset jelenti junius elso heteben sajat munkaeszkozeivel elkezdi a kivitelezo juniusban tovabbi alapozasi munkak kezdodnek el ugymint a kozmuvek kivaltasa a hajoallomastol a vizmu teruleteig resfal epitese a hajoallomastol a kapolnaig tarto szakaszon tovabba szadfal epitese a revtol a foldgatig ezen alapozasi munkak elvegzese utan indithato el az arvizvedelmi mu vasbeton szerkezetenek es a csapadekvizelvezeto csatornanak az epitese 