 kivitelezoi munkak a 2014 ev vegen image kivitelezoi munkak a 2014 ev vegen ev vegen tobbnyire a geotechnikai es szivargashidraulikai szakvelemeny elkeszitesehez szukseges furasok elvegzesere kerult sor nem tortent latvanyos nagy mennyisegu fold mozgatasaval jaro kivitelezoi munka ezt bizonyara a varos lakoi is erzekeltek a munkagepek kenyszerpihenoje ket okra vezetheto vissza 1 az egyik a mertekado arvizszint azaz a masz augusztus vegi valtoztatasa a masz egy olyan belugyminiszteriumi rendeletbe foglalt alapadat melynek meghatarozo a szerepe a vedmu tervezesekor a visegradi arvizvedelmi beruhazas megvalositasara benyujtott palyazat tervei a regi masz szerint azaz kozel 1 meterrel alacsonyabb vedekezesi szint figyelembevetelevel keszultek miutan az onkormanyzat tudomast szerzett a valtoztatasrol azonnal lepeseket tett annak erdekeben hogy az epulo vedmu a kesobbiekben amennyiben erre lesz penzugyi forrasa a megemelt arvizszintre magasithato tovabbepitheto legyen a foldmuvek eseteben nincs kulonosebb teendo de a mobilfalas szakaszon erosebb alepitmenyre van szukseg ahhoz hogy a kesobbiekben legye lehetoseg magasabb mobilfal folszerelesere felegyhazi andras polgarmester haladektalanul megkereste a finanszirozot azzal a kerdessel hogy igenyelhetoe tobbletforras de azt a valaszt kapta hogy erre a celra plusz penzt nem tudnak adni a rendelkezesre allo keretbol kell megoldani az esetleges valtoztatast ezt kovetoen megkezdodott az attervezes a plusz koltsegek kiszamitasa valamint a tobboldalu egyeztetes a tekintetben hogy a koltsegek atcsoportositasaval megoldhatoe az erosebb alepitmeny elkeszitese egyes koltsegek atcsoportositasaval a koburkolat elhagyasaval es a palyazaton belul rendelkezesre allo tartalekkeret egy reszenek felhasznalasaval sikerult megoldast talalni ehhez azonban a kiviteli tervek egy reszenek atdolgozasara van szukseg melyet az onkormanyzat altal megbizott muszaki ellenornek is jova kell hagynia es csak ezutan foghat hozza a kivitelezo az epiteshez 2 a masik ok ami szinten hatraltatja a munkalatokat hogy a kivitelezonek ketsegei merultek fel az engedelyes terv egyes szakaszokra vonatkozo megfelelosegevel kapcsolatban bizonyara sokan nem tudjak hogy tobb tervfazist kell elkesziteni amig a kivitelezesig eljut a beruhazas amikor a visegradi arvizvedelmi beruhazas elkezdodott az elokeszito szakaszban ugynevezett engedelyes terv keszult ez alapjan szamitottak ki a koltsegeket ez alapjan nyujtotta be az onkormanyzat a palyazatat kototte meg a tamogatasi szerzodest majd irta ki a kozbeszerzesi eljarast erre tettek ajanlatot a vallalkozasok es ez alapjan keszulnek el a vegleges kiviteli tervek a mobilfalas szakasz egyes reszein a kivitelezes megkezdesekor a rezsu allekonysagaval es az alapozas megfelelosegevel kapcsolatban merultek fel ketsegek a kivitelezoben mivel az ove a felelosseg neki kell garanciat vallalnia hogy a megepult arvizvedelmi mu minden tekintetben megfelelo legyen ezert szakertot kert fel hogy geotechnikai es szivargastani szempontbol vizsgalja meg a terveket az elozetes szakvelemeny szerint az engedelyes tervek keszitesehez vegzett 8 furason kivul tovabbi gepi es kezi furast kell vegezni a beruhazassal erintett teruleten ahhoz hogy az alapozas melysege es az allekonysag tekinteteben el tudjak vegezni a szamitasokat ennek erdekeben a kivitelezo megrendelte a geotechnikai furasokat melynek nyoman decemberben osszesen 26 kezi es gepi furast es ket potfurast vegeztek a mintak laborba kerultek a vizsgalat meg tart az elozetes eredmeny januar kozepere a vegleges szakvelemeny januar vegere keszul el az engedelyes terv keszitoje a ter team kft szerint a meglevo tervek megfeleloek ezek alatamasztasara szamitasokat es szivargashidraulikai modellezest vegeznek az onkormanyzat felkerte a mernoki feladatokat ellato rex terra kft t hogy szakerto bevonasaval segitsen abban hogy a kialakult helyzetben tiszta kep alljon elo tehat jelenleg a szakertok dolgoznak az eredmenyek januar vegeig varhatoak amig nem szuletik dontes a kerdesben a kivitelezes a vitatott szakaszokon nem vegezheto joggal merul fel a kerdes hogy akkor ott ahol nincs vita a tervek megfeleloseget tekintve miert nem zajlik az epitkezes az eredeti utemezes szerint a kivitelezo a varoskozponti szakaszon kezdte el a foldmunkat hogy azt kovetoen mielobb hozzafoghasson a szadfal es vasbetonalap megepitesehez es azzal parhuzamosan a kulsosegi szakaszon a foldtoltes elkeszitesehez a kivitelezes megkezdesekor azonban elmosta a viz az odaszallitott toltesanyag egy reszet majd ezt kovetoen merultek fel ketsegek a terveket illetoen ekkor szuletett meg a dontes a reszukrol hogy atvizsgaljak a terveket es a kulsosegi szakaszra helyezik at a foldmunkakapacitast ahhoz azonban hogy a munkat elkezdhessek nem eleg folvonulni a munkagepekkel az elso kapavagas elott ertesiteni kell a hatosagokat loszermentesiteni kell fol kell kutatni a kozmuveket majd el kell vegezni a cserjeirtast ezeket az elokeszito feladatokat elvegeztek majd a toltesanyagnak deponalohelyeket alakitottak ki ekozben szerzodest kotottek egy bubanatvolgyi banyaval ahonnan a sovany agyagot biztositjak a szallitas megkezdese elott azonban esos idoszak kovetkezett es felo volt hogy a toltesanyag megazik a deponalohelyen az atazott agyagot ugyanis nem lehet megfeleloen tomoriteni ezert nem kezdtek el az agyag szallitasat a kivitelezo valoszinuleg marciusban kezdi el a foldmunkat ezen a teruleten amelyet 2 honap alatt el tud vegezni tehat nem veszelyezteti a veghataridot a kedvezobb idojarasi feltetelek kivarasa a vedmu hajoallomas kornyeki szakaszan a kieso idoben is tudnak dolgozni a kivitelezok itt kb 240 meter hosszan meg kell erositeni a tamfalat ennek kiviteli terveire december vegen kaptak meg az engedelyt a muszaki ellenorzest vegzo mernoki irodatol az onkormanyzat decemberben kozmeghallgatast tartott amelyen jelen volt a kivitelezo a tervezo es a muszaki ellenor az esemenyen valamennyi beruhazassal kapcsolatos fontos kerdes elokerult melyekre valaszt adtak a szakemberek a kozmeghallgatast a tersegi televizio is rogzitette a felvetel a televizio musoraban es honlapjan januar 10tol lesz megtekintheto januarban tehat a geotechnikai es szivargashidraulikai meresek alapjan elkeszul az ugynevezett talajmodell ennek segitsegevel vegzik el az alapozashoz szukseges ellenorzo szamitasokat szakvelemenyeket ezt koveti a szakertoi velemenyek kiertekelese es a dontes milyen tervek alapjan folytatodjon a kivitelezoi munka ezzel parhuzamosan megkezdodik a hajoallomas kornyeken a tamfal megerositese mindekozben a kivitelezo tobb kulonbozo utemtervet dolgoz ki a megvaltozott helyzetnek megfeleloen annak erdekeben hogy a 2015 junius 10ei hatarido tarthato legyen 