 megemelte a kormany a mertekado arvizszintet megemelte a kormany a mertekado arvizszintet a visegradi arvizvedelmi mu epitesere is hatassal van a kormany augusztus elejen hozott rendelete melyben megemelte a mertekado arvizszintet a mertekado arvizszint emelese egyreszt a mobilgatas szakaszon az alepitmeny megerositeset masreszt a taroloepulet bovithetosegenek biztositasat es emiatt uj helyszinen valo megepiteset jelenti a visegradi arvizvedelmi beruhazas szamara a kivitelezok megkezdtek a gat nyomvonalanak szabadda tetelet megtortent a fakivagas utemezes szerint es a setany burkolokoveinek felszedese augusztus vegen szeptember elejen megkezdodik az ugynevezett lavirsik kialakitasa melynek soran mintegy 40 ezer kobmeter toltest epitenek a vedmu mobilgatas szakaszanak nyomvonalan a generalkivitelezo keresi annak lehetoseget hogy a toltesepiteshez szukseges anyag szallitasa vizi uton tortenhessen a mertekado arvizszint masz megemelesebol adodo valtoztatasok a visegradon epulo arvizvedelmi letesitmenyben visegrad varos onkormanyzata szamitva a masz valtozasara a kivitelezoi szerzodes alairasa utan megkezdte a targyalasokat a palyazat kiirojaval es a kivitelezovel annak erdekeben hogy az epulo mobilgat rendszer bontasok nelkul bovitheto legyen az 100 mrel magasabb arvizszintre mivel a rendelkezesre allo palyazati forrast sajnos nem lehetett kiboviteni igy a kiiraskor ervenyes azaz a 2010es kormanyrendelet szerinti mertekado arvizszint szerinti magassagra kerul kiepitesre a vedmu az alepitmeny azonban ugy epul ki hogy egy ujabb beruhazasban 100 mrel meg lehessen magasitani a mobilgatat a masz megemelese kihatast gyakorolt a taroloepuletre is a tervezes soran nyilvanvalova valt hogy az okmanyiroda udvarara 2010ben tervezett taroloepulet mely sem logisztikailag sem biztonsagtechnologiailag nem volt megfelelo kapacitasa nem lesz elegseges a vegleges kiepitesben az ingatlan szukossege miatt ugyanis az epulet nem bovitheto oly mertekben hogy kesobb a nagyobb mennyisegu mobilgatelem elferjen benne a taroloepuletet ezert uj helyszinre a sportpalya melletti teruletre javasolta az onkormanyzat athelyezni ahol amellett hogy van hely a kesobbi bovitesre a jobb megkozelites es a tagasabb rakodasi terulet is megkonnyiti majd a gyors es hatekony vedekezesi munkat arvizi helyzet eseten az elmult ket honapban vegzett kiviteli munkak a generaltervezo elkeszitette es atadta a foldmu valamint a szadfal kiviteli terveit a kivitelezo megkezdte az utemterv szerinti fakivagasokat a mobilgatas szakaszon a kivitelezo felszedte a dunaparti setany ter es szegelykoveit a revnel levo buszmegallohoz vezeto jarda terkoveit csak az ott vegzendo munka megkezdese elott szedik fel hogy minel kevesebb kellemetlenseget okozzanak a gyalogosan arra kozlekedoknek az atmeneti idoszakban murvaval boritjak majd az ideiglenes gyalogutat a buszmegallo es az aluljaro kozott tajekoztatott a kivitelezo jelenleg folyo es a kovetkezo hetekben varhato munkak augusztus vegen szeptember elejen kezdik meg az ugynevezett lavirsik kialakitasat a mobilfalas gatszakaszon a dunaparton mintegy 40 ezer kobmeter uj toltesanyag kerul beepitesre kialakitva a setany valamint a meder rezsujenek tervezett szintjet a kivitelezo vizsgalja annak lehetoseget hogy kozuti helyett a dunarol tortenjen a toltesanyag szallitasa a lavirsik kialakitasat kovetoen oktober kozepen kezdodhet el a mobilfal alapjat kepezo szadfalak leverese a varhato munkavegzesekre vonatkozo aktualis informaciokat visegrad varos honlapjan az arvizvedelmi beruhazas menupontban talaljak meg az erdeklodok   